Henvis til passagen nedenfor og svar derefter på spørgsmålet på samme sprog som passagen:  Passage: Den 15. januar 2009 fik Huntington Ingalls Industries (HII) Northrop Grumman Shipbuilding tildelt en kontrakt på 374 millioner dollars for designarbejde og konstruktionsforberedelse til John F. Kennedy. Den 30. september 2010 meddelte Northrop Grumman, at der var igang med forberedelserne til at påbegynde byggeriet. Den 25. februar 2011 gennemførte flåden First Cut of Steel-ceremonien på Northrop Grumman i Newport News, hvilket signalerede den formelle start på byggeriet af John F. Kennedy. John F. Kennedy var oprindeligt planlagt færdig i 2018. Dette blev forlænget til 2020 efter at forsvarsminister Robert Gates i 2009 meddelte, at programmet ville skifte til et femårigt byggeprogram for at placere det på en "mere økonomisk bæredygtig vej". I slutningen af 2012 var der opstået forsinkelser i konstruktionen, og flådeministeriet undersøgte at forlænge konstruktionstiden for både Enterprise og John F. Kennedy med yderligere to år, hvilket kunne forsinke transportørens indtræden i tjeneste indtil 2022. I september 2013 anbefalede Government Accountability Office at udskyde detaljeret design og byggekontrakt for John F. Kennedy, indtil programmæssige mangler er sorteret ud. Flåden og forsvarsministeriet har afvist anbefalingen. Flåden står over for tekniske, design- og konstruktionsudfordringer for at fuldføre Gerald R. Ford, herunder at producere systemer før de demonstrerer deres modenhed for at opfylde de krævede installationsdatoer. Gerald R. Ford havde omkostninger stigning med 22% til $ 12,8 milliarder, og yderligere stigninger kunne følge på grund af usikkerhed over for kritiske teknologiske systemer og skibsbygger under ydeevne. Der er indført risiko i flådens plan om at gennemføre integrationsprøvning af centrale systemer samtidig med den indledende operationelle test og evaluering. En af de foranstaltninger, som GAO siger, at der kan træffes for at sikre, at erhvervelser af Ford-klasse transportfartøjer støttes, er at gennemføre en cost-benefit-analyse af de krævede kapaciteter og tilhørende omkostninger. Skibets kil blev lagt i Newport News, Virginia den 22. august 2015. Som en del af den traditionelle...  Spørgsmål: Hvor meget var byggekontrakten for John F. Kennedy værd?
374 millioner dollars