I en Work Breakdown Structure er sådanne elementer (aktivitet eller levering), også kendt som arbejdspakker, de elementer, der er estimeret i form af ressourcebehov, budget og varighed; forbundet med afhængigheder; og planlagt. Ved sammenkædningen af WBS-elementet og organiseringsenheden er kontrolkonti og arbejdspakker etableret, og ydeevnen er planlagt, målt, registreret og kontrolleret. En WBS kan udtrykkes ned til ethvert niveau af interesse. Tre niveauer er det anbefalede minimum, med yderligere niveauer for og kun for elementer med høje eller høje omkostninger, og to niveauer af risiko i tilfælde som systemteknik eller programstyring, med standardeksemplerne på WBS med varierende dybde som softwarepunkter på 5 niveauer eller brandkontrol til udvikling af systemet Spørgsmål 7: Hvilket element kan ikke opdeles længere?
terminalelement