[{"bbox": [82, 147, 1167, 586], "category": "Table", "text": "<table><tr><td></td><td>des opérateur(s), est crucial.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Environnemental</td><td>L'enfouissement des déchets ménagers nécessite une gestion attentive des lixiviats et biogaz générés, pour prévenir notamment les risques de pollution et d'instabilité du CET.</td><td>Faible</td><td>Moyen</td><td>Les risques environnementaux sont essentiellement liés aux incendies et aux pluies ponctuelles et extrêmes. Le design du CET prend en compte ces risques par la mise en place d'un dispositif anti-incendie renforcé et d'un dimensionnement approprié des bassins de stockage et traitement des lixiviats. Cette gestion requiert une bonne expertise technique auquel répond le choix le recrutement d'un opérateur de niveau international.</td></tr></table>"}, {"bbox": [92, 588, 297, 615], "category": "Section-header", "text": "Enseignements tirés:"}, {"bbox": [92, 632, 1120, 688], "category": "Text", "text": "Ce projet s'inscrit dans le prolongement d'une série d'interventions de l'UE dans les secteurs du développement urbain, de l'assainissement et de l'environnement."}, {"bbox": [92, 707, 647, 735], "category": "Text", "text": "Les enseignements tirés des différents projets ont démontré :"}, {"bbox": [167, 736, 1161, 789], "category": "List-item", "text": "- L'importance d'un engagement politique de l'État djiboutien (dont la mise en place du Comité de Pilotage et la démarche participative du Schéma Directeur) ;"}, {"bbox": [167, 789, 1161, 866], "category": "List-item", "text": "- Que la mise en place d'un mécanisme de coordination des différents acteurs au niveau national peut favoriser la synergie et la complémentarité des activités des intervenants et donc l'utilisation efficace et efficiente des ressources."}, {"bbox": [167, 868, 1161, 922], "category": "List-item", "text": "- Que l'intégration d'une composante d'assistance technique dans le projet permet à ses porteurs d'assurer la pérennité des investissements."}, {"bbox": [167, 922, 880, 949], "category": "List-item", "text": "- L'importance de l'accompagnement dans la phase d'exploitation du CET."}, {"bbox": [1026, 1680, 1141, 1705], "category": "Page-footer", "text": "Page 12 of 21"}]