[{"bbox": [96, 120, 1134, 254], "category": "Text", "text": "Le Ministère chef de file de la composante bonne gouvernance et lutte contre la corruption sera le Ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance, de la Lutte contre la Corruption et de l'Évaluation des Politiques publiques. Il a pour rôle de s'assurer que les dispositions de la convention de financement et les réglementations en vigueur au Gabon et les autres textes de référence, en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, soient respectés."}, {"bbox": [96, 264, 1134, 425], "category": "Text", "text": "Le comité de pilotage (CP) supervise et approuve l'orientation générale et la ligne d'action du projet. Ce comité sera co-présidé par le Ministère de l'Économie et de la Relance et l'UE. Le MER mettra en place par arrêté ministériel le CP et le Ministère chef de file en assurera le secrétariat permanent. Le CP se réunira une fois par an au minimum, après la réception des rapports annuels des différents partenaires de mise en œuvre afin d'assurer la coordination. Le CP doit inclure au moins tous les ministères concernés par l'action, la Délégation de l'UE au Gabon (DUE), la structure nationale de coordination de la coopération."}, {"bbox": [96, 436, 1134, 491], "category": "Text", "text": "La responsabilité de la mise en œuvre de l'action sera partagée entre l'assistance technique, les bénéficiaires des subventions, l'organisation internationale et la DUE au Gabon, en partenariat avec les institutions bénéficiaires."}, {"bbox": [96, 496, 1134, 683], "category": "Text", "text": "L'équipe de l'assistance technique (AT), en charge de la réalisation des produits 3.1, 3.2 et 3.3, sera composée d'un expert principal (H/F) et de l'expertise thématique ponctuelle à court terme. L'AT sera mobilisée sur la période de mise en œuvre pour une durée de prestation effective. L'AT est chargée de la mise en œuvre des activités de renforcement de la société civile, ainsi que du suivi et coordination générale de toutes les composantes de l'Action. L'AT facilite et organise, en coopération avec la structure nationale de coordination de la coopération et la DUE, les réunions/ateliers de travail et rencontres officielles portant sur les différents volets de l'Action et sera chargée de la coordination des interventions des experts ponctuels."}, {"bbox": [96, 688, 1134, 741], "category": "Text", "text": "Le suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des composantes du programme sera la tâche de l'assistance technique, en étroite collaboration avec la DUE au Gabon et la structure nationale de coordination de la coopération."}, {"bbox": [85, 775, 573, 808], "category": "Section-header", "text": "# 5 MESURE DE PERFORMANCE"}, {"bbox": [85, 842, 327, 873], "category": "Section-header", "text": "## 5.1 Suivi et rapports"}, {"bbox": [96, 900, 1134, 1008], "category": "Text", "text": "Le suivi technique et financier courant de la mise en œuvre de la présente action est un processus continu et fait partie intégrante des responsabilités du partenaire chargé de la mise en œuvre. À cette fin, les partenaires chargés de la mise en œuvre mettent en place un système permanent de suivi interne, technique et financier de l'action et élabore régulièrement des rapports d'avancement (au moins annuels) et des rapports finaux."}, {"bbox": [96, 1018, 1134, 1153], "category": "Text", "text": "Chaque rapport doit fournir un compte rendu précis de la mise en œuvre de l'action, des difficultés rencontrées, des changements introduits, ainsi que du degré d'obtention de ses résultats (Produits et effets directs) mesurés par les indicateurs correspondants, en utilisant comme référence la matrice du cadre logique. Les indicateurs doivent être désagrégés par sexe, tous les suivis et rapports doivent évaluer la manière dont l'action prend en compte l'approche fondée sur les droits humains et l'égalité des sexes."}, {"bbox": [96, 1164, 1134, 1456], "category": "Text", "text": "L'assistance technique assurera la supervision globale des différentes composantes du projet et appuiera la Commission dans le suivi des contrats de subventions. Un suivi systématique de la mise en œuvre et la mesure des effets du programme sur les groupes cibles et les bénéficiaires finaux s'appuiera sur un système de suivi-évaluation basé, entre autres, sur le tableau de bord détaillé du Plan d'action du PSGE 2025 et sur la matrice du cadre logique du PIM Gabon 2021-2027. La Commission peut effectuer d'autres visites de suivi du projet, par l'intermédiaire de son propre personnel et de consultants indépendants directement recrutés par la Commission pour réaliser des contrôles de suivi indépendants (ou recrutés par l'agent compétent engagé par la Commission pour mettre en œuvre ces contrôles). Par ailleurs, les cibles des indicateurs du cadre logique de la section 3.6, ainsi que la ligne de base, seront définis lors de la contractualisation, et comme première action des activités de suivi et évaluation. À cette fin la Délégation demandera aux contractants d'allouer des ressources pour collecter les informations et les données nécessaires à la définition des cibles et des lignes de base."}, {"bbox": [96, 1467, 836, 1495], "category": "Section-header", "text": "### Rôles et responsabilités en matière de collecte, d'analyse et de suivi des données"}, {"bbox": [96, 1507, 1134, 1588], "category": "Text", "text": "En parallèle du suivi de la mise en œuvre de l'action proprement dite, les partenaires de mise en œuvre devront contribuer à l'établissement et à la pérennisation des dispositifs de suivi des indicateurs du cadre logique qui sont destinés à être informés par-delà la fin de l'action, en partenariat avec la Délégation de l'Union européenne."}, {"bbox": [1027, 1680, 1144, 1706], "category": "Page-footer", "text": "Page 28 of 30"}]