[{"bbox": [115, 112, 566, 143], "category": "Section-header", "text": "## 3.6 Matrice indicative du cadre logique"}, {"bbox": [115, 155, 1457, 184], "category": "Text", "text": "Modalité de projet (3 niveaux de résultats / indicateurs / valeurs de référence / valeurs cibles / source de données / hypothèses – pas d'activités"}, {"bbox": [30, 206, 1698, 1136], "category": "Table", "text": "<table><thead><tr><th>Résultats</th><th>Chaîne des résultats</th><th>Indicateurs</th><th>Valeurs de référence</th><th>Valeurs Cibles</th><th>Sources et moyens de vérification</th><th>Hypothèses</th></tr></thead><tbody><tr><td>Objectif global : impact</td><td>Renforcer l'efficacité du partenariat et la gestion de l'aide dans le cadre de la coopération UE-RDC, tels qu'ils sont définis dans le programme indicatif national du 11ème FED, et dans la perspective du nouveau cadre de coopération post-Cotonou.</td><td>1. Score IDH,<br>2. Taux de croissance (en %),<br>3. Part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.</td><td>1. 175<sup>ème</sup><br>2. 73% de la population</td><td>1. ≤175<sup>ème</sup><br>2. 70% de la population</td><td>(i) Revues de coopération RDC / UE<br>(ii) Rapports et revues FMI et autres bailleurs<br>(iii) Classement IDH,</td><td>Croissance économique et stabilité macroéconomique<br>Stabilité politique et institutionnelle<br>Qualité du dialogue politique</td></tr><tr><td>Objectif spécifique : Effet direct 1</td><td>Permettre une gestion optimale du portefeuille des projets financés par l'UE en RDC.</td><td>(i) Délai d'instruction des projets FED (en nombre de jours)<br>(ii) Taux d'engagement du PIN<br>(iii) Taux de décaissement du PIN<br>(iv) Part de ressources additionnelles mises à disposition (en %)<br>(v) Délais moyens d'engagement des ressources programmables, (en nombre de jours)<br>(vi) Délai de clôture des engagements contractuels échus (en nombre de jours)<br>(vii) Taux de réduction des inéligibles</td><td>1. 120 jours<br>2. 80% PIM année de référence<br>3. 35% du PIM année de référence<br>4. (iv) 5% du PIM<br>5. (v) 120 jours<br>6. (vi) 120 jours en 2022<br>7. (vii) 0.5% d'inéligibles en 2022</td><td>1. 90 jours<br>2. Taux d'engagement du PIM à 100% en fin de période<br>3. 60% du PIM en fin de période<br>4. entre 5 et 10% du PIM<br>5. 90 jours en fin de période<br>6. 90 jours en fin de période<br>7. moins de 0.5% en fin de période</td><td>(i) Conclusions des revues annuelles, à mi-parcours et en fin de parcours du 11<sup>ème</sup> FED<br>(ii) Rapports Annuels sur la coopération RDC/UE<br>(iii) Compte-rendus des commitments de pilotage, comités techniques<br>(iv) Informations comptables et opérationnelles du dispositif CRIS /OP-SYS<br>(v) Statistiques internes (ON & DUE)<br>(vi) Compte-rendus des réunions multi-bailleur<br>(vii) Rapports périodiques de mise en œuvre « appui ON »<br>(viii) Rapports des missions de suivi<br>(ix) Rapports Audits / Evaluations</td><td>Implication de l'ON et des ministères dans la mise en œuvre de la Stratégie de Coopération UE<br>Appropriation du dispositif de suivi des engagements de la RDC par les parties prenantes<br>Implication des ministères techniques dans le cycle des projets<br>Dialogue et collaboration entre ON, COFED, Min. Sectoriels<br>Stabilité du positionnement COFED et des services ministériels associés<br>Disponibilité et qualité du personnel de la COFED</td></tr><tr><td>Objectif spécifique : Effet direct 2</td><td>Appuyer la mise en œuvre du 11<sup>ème</sup> FED par des mesures de soutien appropriées et assurer la visibilité des actions de l'UE</td><td>(i) Qualité et échéance convenue des documents conjoints (fréquence des retards)<br>(ii) Fréquence des actions de communication<br>(iii) Nombre d'activités de suivi des engagements/réalisations</td><td>1. Au moins 1 activité par mois<br>2. Au moins 1 visite / monitoring projet par an</td><td>1. Au moins 2 activités par mois<br>2. Au moins 2 visites / monitoring projet par an</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>"}, {"bbox": [1494, 1150, 1612, 1173], "category": "Page-footer", "text": "Page 13 of 21"}]