[{"bbox": [82, 146, 1140, 1555], "category": "Table", "text": "<table><tr><td>Les principaux risques environnementaux et sociaux liés au projet concernent l'impact potentiel sur l'avifaune ainsi que sur l'habitat de chimpanzé</td><td>Risque 4</td><td>Moyenne</td><td>Moyen</td><td>A ce stade, des études environnementales et sociales ont été réalisées avec un EIES et un CPR et leur mise en œuvre est prévue dans le cadre d'un PGES. Des mesures d'évitements et de mitigation ont déjà été proposées dans ce document afin de limiter les impacts sur l'avifaune et les chimpanzés (notamment à travers le positionnement le plus adéquat des poteaux) selon le principe « éviter, réduire, compenser » Au début du projet l'on veillera à impliquer la WCF (Wild Chimpanzee Foundation) dans les discussions sur les limitations et les compensations des impacts sur le chimpanzé.</td></tr><tr><td>Les principaux risques environnementaux liés au projet concernent l'impact potentiel sur l'habitat, espèces et la biodiversité</td><td>Risque 5</td><td>Moyen</td><td>Moyen</td><td>A ce stade, des études environnementales et sociales ont été réalisées avec un EIES et un CPR et leur mise en œuvre est prévue dans le cadre d'un PGES. La mise en œuvre du PAB avant le début du projet sera assurée par des fonds suffisants alloués dans le PGES pour la mise en œuvre des mesures de compensation pour protéger la biodiversité selon le principe « éviter, réduire, compenser ».</td></tr><tr><td>Les effets du changement climatique résulteraient à un niveau trop bas d'eau des barrages de Kaleta et Souapiti</td><td>Risque 6</td><td>Faible</td><td>Faible</td><td>A ce stade, des études et relèvement effectuées sur le niveau d'eau des barrages de Kaleta et Souapiti ont assuré que pour au moins 30 ans le volume d'eau ne sera pas en diminution du changement climatique</td></tr><tr><td>Manque d'entretien du réseau construit</td><td>Risque 7</td><td>Faible</td><td>Faible</td><td>Les infrastructures prévues dans le cadre de ce projet sont relativement classiques et le suivi des études et des travaux peut tout à fait être mené par EDG. La composante de renforcement de capacités vise à capitaliser le savoir des exploitants de ligne haute tension d'EDG, et à renforcer les compétences de la société dans ce domaine.</td></tr><tr><td>Cout de raccordement qui est normalement imputé aux nouveaux clients d'EDG soit trop élevé pour la population de la zone cible</td><td>Risque 8</td><td>Moyenne</td><td>Moyen</td><td>La subvention UE permettra ainsi plus précisément de financer la maîtrise d'œuvre technique et environnementale du projet afin d'assurer sa réalisation optimale et de renforcer techniquement EDG ainsi que la gouvernance du secteur. Elle permettra donc l'électrification rurale de la zone du projet et prendra en charge une part du coût de l'infrastructure de la ligne (12%) couvrant (une partie) de ces coûts de raccordement.</td></tr></table>"}, {"bbox": [92, 1557, 303, 1583], "category": "Text", "text": "Enseignements tirés :"}, {"bbox": [1026, 1680, 1142, 1704], "category": "Page-footer", "text": "Page 13 of 26"}]