[{"bbox": [81, 145, 1142, 1637], "category": "Table", "text": "<table><tr><td>Planification, processus et systèmes</td><td>Risque 2 : Risque associé aux aspects opérationnels et à la mise en œuvre i.e. retards dans l'exécution du projet - passation de marchés, activités de constructions, déficit de coordination ou de communication dans la planification ou la gestion entre différentes activités interdépendantes ou entre intervenants.</td><td>Moyenne</td><td>Moyen</td><td>Mise en œuvre du projet déjà bien amorcée (travaux de l'intercepteur et de la station d'épuration en cours, autres lots de la première phase au stade des appels d'offres) ; coordination assurée par l'ONAS avec l'appui d'une assistance technique à maîtrise d'ouvrage en place depuis 2019 ; suivi rapproché des partenaires au développement impliqués.</td></tr><tr><td>Aspects légaux et réglementaires</td><td>Risque 3 : Difficulté à opérationnaliser le principe pollueur-payeur dans la durée (incluant la mise aux normes des nouvreaux industriels)</td><td>Moyenne</td><td>Haut</td><td>Engagement particulier de l'Etat (lié à l'octroi des prêts de l'AFD) ; suivi très rapproché de la mise en œuvre de la feuille de route polleur-payeur (à travers les structures de gouvernance du projet et le dialogue sectoriel général) ; activités de renforcement de capacités de la DEEC et de l'ONAS ; activités de renforcement des capacités de plaidoyer et de contrôle citoyen de la société civile.</td></tr><tr><td></td><td>Risque 4 : Difficulté à atteindre l'équilibre financier du secteur de l'assainissement</td><td>Moyenne</td><td>Faible</td><td>Engagement de l'Etat en matière tarifaire à travers la mise en œuvre de la réforme de l'assainissement urbain et la mise en application du principe pollueur-payeur (prévoyant l'application d'une redevance d'assainissement industriel).</td></tr><tr><td>Personnes et organisations</td><td>Risque 5 : Incapacité de l'ONAS à entretenir et à exploiter durablement les infrastructures</td><td>Faible</td><td>Moyen</td><td>Engagement de l'Etat à accorder à l'ONAS les ressources nécessaires à la bonne exploitation et maintenance des infrastructures (engagement particulier lié au prêt de l'AFD) ; engagement de l'ONAS en matière d'exploitation (délégation de service public pour l'exploitation de la station d'épuration) ; activités de renforcement des capacités de l'ONAS en cours et prévues dans le cadre du projet mais aussi en parallèle.</td></tr><tr><td></td><td>Risque 6 : Manque de volonté des industriels à se raccorder au réseau d'assainissement</td><td>Faible</td><td>Haut</td><td>La stratégie pollueur-payeur vise à instaurer une taxe à la pollution suffisamment dissuasive pour inciter les industriels à se raccorder au réseau.</td></tr><tr><td></td><td>Risque 7 : Incapacité des industriels à péréniser leur dispositif de prétraitement et/ou à s'acquitter de la redevance d'assainissement</td><td>Moyenne</td><td>Haut</td><td>La capacité des industriels à prendre en charge les coûts opérationnels liés aux dispositifs de prétraitement et à payer la redevance d'assainissement industriel a été évaluée positivement par l'analyse des états financiers des</td></tr></table>"}, {"bbox": [1026, 1681, 1142, 1705], "category": "Page-footer", "text": "Page 14 of 24"}]