[{"bbox": [84, 146, 1142, 1570], "category": "Table", "text": "<table><thead><tr><td>Catégorie</td><td>Risques</td><td>Probabilité (Elevée) (Moyenne) (Faible)</td><td>Impact (Elevée/ Moyen/ Faible)</td><td>Mesures d'atténuation</td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>intervenant dans le secteur de l'énergie</td><td></td><td></td><td>coordination PTF/Gouvernement dans le secteur.</td></tr><tr><td>3 – Personnes et organisation</td><td>Risque 4 : Fluidité de responsabilités institutionnelles dans le secteur, y compris le mecanisme de financement d'électrification rurale et la gestion du sous-secteur de distribution au long-terme</td><td>Moyenne</td><td>Elevé</td><td>Mise en œuvre d'activités d'assistance technique et de transfert d'expertises au titre de l'appui complémentaire (Renforcements des capacités des acteurs publics et privés)</td></tr><tr><td>2 – Planning, processus et systèmes</td><td>Risque 5 : L'énergie propre n'est plus compétitive par rapport à l'énergie fossile, les subventions de l'État à l'énergie fossile entravent le développement des énergies renouvelables</td><td>Moyenne</td><td>Elevé</td><td>Dialogue sur la budgétisation verte</td></tr><tr><td>2 – Planning, processus et systèmes</td><td>Risque 6 : Tendance à l'application d'une tarification en faveur de l'opérateur & réticence des ménages ruraux, notamment de ceux en situation de vulbérabilité, à se raccorder aux réseaux à cause de leur incapacité à payer la facture d'électricité et les frais de raccordement aux réseaux (une des principales barrières à l'accès à l'électricité).</td><td>Moyenne</td><td>Elevé</td><td>Dialogue sur la mise en place d'un mécanisme de prise en charge des frais de raccordement, entre autres l'application de la péréquation tarifaire et sur le développement de projets générateurs de revenus dans les zones rurales</td></tr><tr><td>1 – Environnement externe</td><td>Risque 7 : Risque exogène sécuritaire pouvant affecter la stabilité économique au niveau local ou national.</td><td>Faible</td><td>Moyen</td><td>Dispositifs gouvernementaux et appui de PTF complémentaire à la stabilisation de ce risque.</td></tr><tr><td>2 – Planning, processus et systèmes</td><td>Risque 8 : Coût élevé de la dette publique (refinancement de la dette, taux d'intérêt, taux de change)</td><td>Moyenne</td><td>Elevé</td><td>Gestion prudentielle et proactive de la dette par la mise en place d'une stratégie d'endettement rigoureuse<br>Maximisation du recours aux prêts multilatéraux / hautement concessionnels</td></tr><tr><td>2 – Planning, processus et systèmes</td><td>Risque 9 : Élaboration budgétaire :<br>(i) Mauvaise prévision des dépenses / recettes de la part des structures ;<br>(ii) Absence de projections pluriannuelles sur les opérations immobilières</td><td>Moyenne</td><td>Elevé</td><td>Renforcement des capacités des parties prenantes dans le cadre du C-ODD</td></tr></tbody></table>"}, {"bbox": [1026, 1681, 1143, 1705], "category": "Page-footer", "text": "Page 21 of 38"}]