如图是某工厂从工程设计 $\mathrm{B}$ 到试生产 $\mathrm{H}$ 的工序流程图, 方框上方的数字为这项工序所用的天数, 则从工程设计到结束试生产需要的最短时间为 ( )

<ImageHere>
解析: 解答: 由已知中的工序流程图可得由 $A$ 到 $H$ 需要 $8+7+5+2=22$ 天, 由 B 经 C 到 $H$ 需要
$10+4+7+5+2=28$ 天; 由 $B$ 经 $D$ 到 H 需要 $10+6+5+2=23$ 天;由 $G$ 到 H 需要 $4+5+2=11$ 天;而从工程设计到结束试生产需要的最短时间为这几个时间中的最大值, 故从工程设计到结束试生产需要的最短时间为 28 天,故选 C

分析: 本题主要考查了工序流程图 (即统筹图), 解决问题的关键是由已知中的工序流程图,我们可以计算出每条工程设计从开始到结束的时间, 进而根据从工程设计到结束试生产需要的最短时间为这几个时间中的最大值，得到答案.