本节课现场职业健康安全与环境管理主要内容涉及风险管理策划、应急预案的分类与实施、施工现场职业健康、施工现场安全生产、施工现场安全事故和施工现场绿色文明与施工管理。
1 风险策划管理
1.1 风险评估包括三个内容：风险识别、风险分析、风险评价，并编制风险评价报告
1.2 风险识别
根据现场作业特点，应进行重点风险识别的作业有：
1.2.1不熟悉的作业，如新材料、新工艺、新设备、新技术“四新”作业；
1.2.2 临时作业，如维修作业，脚手架搭设作业
1.2.3 造成事故最多的作业，如动火作业，
1.2.4 存在严重伤害的作业如起重吊装作业。已有控制措施不足以把风险降到可接受范围的作业。
1.3 危险源识别
1.3.1 设施的不安全状态，可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷，设备缺陷，保护措施和安全装置和缺陷
1.3.2 人的不安全行为，不采取安全措施，误操作，不按操作规程操作等不安全行为
1.3.3 可能造成职业病，中毒的施工环境和条件，物理（噪声、振动、湿度、辐射、高温、低温等）化学方面（生产性粉尘、易燃易爆、有毒、危害气体、毒物等）及生物的因素
1.3.4 管理缺陷，安全监督和检查，事故防范，应急管理、作业人员防护用品等
方法：工作危害分析方法、作业条件危险性分析法和安全检查表法
1.5 风险评价
结果：Ⅰ级可为忽略风险：Ⅱ级可为容许风险Ⅲ 级为中度风险Ⅳ级为重大风险Ⅴ级为不容许风险
2 应急预案的分类与实施
2.1 施工现场突发事件的分类（家里生产，自然，公共场所，政治）
2.1.1 施工生产事件
坍塌事件、触电事件、起重吊装事件，物体打击事件，高处坠落事件，火灾爆炸事件，职业中毒窒息事件，放射线事件，环境事件等
2.1.2 自然灾害事件
破坏性地震和气象灾害事件等
2.1.3 公共卫生事件
突发性重大食物中毒事件，重大公共卫生事件等
2.1.4 社会安全事件
群体性事件，公共聚集事件，恐怖袭击事件，计算机信息系统损害事件等。
2.2 应急预案的内容和分类
生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案，现场处置方案，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案。
2.2.1 综合应急预案应当规定：应急组织机构及职责，应急预案体系，事故风险描述，预警及信息报告，应急响应，保障措施，应急预案管理等内容。
2.2.2 专项应急预案应当规定，应急组织机构及其职责，处置程序和措施等内容
2.2.3 现场处置方案应当规定，应急工作职责，应急处置措施和注意事项等内容。
【问题1】本工程应急预案分为哪几类?
【问题2】施工单位应急预案体系组成的文件包括( ).
2.3 应急预案的实施
2.3.1 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
2.3.2 施工单位，人员密集场所经营单位应至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报告所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
2.3.3 建筑施工企业应当每3年进行1次应急预案评估。
【 问题】关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是？考数字
3 施工现场职业健康
3.1 职业病危害因素：粉尘因素、化学因素、物理因素、放射线因素
3.2 建筑行业机电安装工程职业病危害因素。
【问题】不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素?
4 施工现场安全生产
4.1 组织
4.1.1 应当成立由项目经理担任组长的安全生产领导小组，根据实际情况设立安全生产监督管理部门，并足额配备专职安全生产管理人员
4.1.2 总承包工程专职安全生产管理人员按工程合同价和专业配备，5000万以下的工程不少于1人，5000万~
1亿的不少于2人，1亿以上的不少于3人
4.1.3 分包单位项目施工人员50人以下的配备1名专职安全生产管理人员，50~200人，配2人，200以上的配备3人以上，并根据分部分项工程实际情况增加，不少于施工人总数的5‰
4.1.4 施工作业班组设置兼职安全巡查员。
【问题】A公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?
4.2 项目经理的安全生产职责
4.2.1 全面负责项目的安全生产工作，是项目安全生产的第一责任人。
4.2.2 严格执行安全生产法规，规章制度，与项目管理人员和项目分包单位签订安全生产责任书。
4.2.3 负责建立项目安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，建立和完善安全生产管理制度
4.2.4 组织制订项目安全生产目标和安全管理计划并贯彻落实。
4.2.5 组织参加安全生产检查，落实隐患整改，编制应急预案并演练
4.2.6 及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查。
4.3 施工现场专职安全生产管理人员的安全生产职责
4.3.1 负责施工现场安全生产巡视督查，并做好记录
4.3.2 发现现场存在安全隐患时，应及时向项目部安全部门和项目经理报告
4.3.3 发现违章指挥，违章作业时，应立即制止
另外还需要现场监督危大工程安全专项施工方案的实施情况。
4.4 施工现场危险源，事件，事故
4.4.1 高空坠落、火灾爆炸、倒塌坍塌、物体打击，人员中毒，机械伤害等。
4.4.2 高空作业，焊接作业，起重吊装作业，动用明火作业，密闭容器作业，带电调试作业，无损检测，压力试验、吹扫清洗、临时用电及设备试运行等。
4.4.3 触发因素不属于危险源的固有属性，但它是危险源转化为事故的外因，而且每一类危险源都有相应的敏感触发因素，如易燃易爆，热能是其敏感的触发因素，又如压力容器，压力升高是其敏感触发因素，因此，一定的危险源总是与相应的触发因素相关联，在触发因素作用下，危险源转化危险状态，继而转化为事故。
4.5 施工现场安全检查
4.5.1 安全检查的类型：日常检查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查、飞行检查
4.5.2 安全检查的重点，违章指挥，违章作业，直接作业环节的安全保证措施
4.5.3 对检查中发现的问题和隐患，应定责任、定人、定时、定措施整改，并跟踪复查，实现闭环管理
【问题】根据背景资料，归纳施工现场安全检查的重点有哪些？
5 施工现场安全事故
施工发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，本单位负责人接到报告后，应第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并将事故信息及响应启动情况与1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监管管理职责的有关部门报告
危大工程发生险情或者事故时，施工单位应立即采取应急措施，并向工程所在地住房和城乡建设主管部门报告