<http://schema.org/articleBody>
"BURGOS, 5 (EUROPA PRESS)El Ministerio de Fomento ha reanudado las obras de rehabilitaci\u00F3n del puente de Costana en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes, paralizadas durante el invierno por el riesgo de inundaciones.Los trabajos que quedan pendientes en el puente son los de ejecuci\u00F3n de la nueva losa y la construcci\u00F3n de aceras, barandillas e iluminaci\u00F3n. La pasarela peatonal, que ya est\u00E1 en servicio, ser\u00E1 mejorada tambi\u00E9n con la instalaci\u00F3n de la iluminaci\u00F3n definitiva, retirando la provisional, adem\u00E1s de recibir un tratamiento superficial del pavimento.En el puente habr\u00E1 dos fases, la primera de ella en los tres ojos m\u00E1s pr\u00F3ximos del lado de Soria, y la segunda en los dos ojos del lado de Burgos. Cada una de las fases comprende la construcci\u00F3n de nuevas atagu\u00EDas para desv\u00EDo del r\u00EDo, sustituci\u00F3n de las piezas que hab\u00EDan quedado deterioradas, instalaci\u00F3n de andamiaje, colocaci\u00F3n de armaduras de acero, instalaci\u00F3n de encofrados para los voladizos laterales, hormigonado de la losa, y retirada de andamiajes y desv\u00EDos del r\u00EDo.Cada fase supone un tiempo de ejecuci\u00F3n de unos dos meses, incluyendo el fraguado del hormig\u00F3n."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.lainformacion.com/espana/fomento-reanuda-las-obras-de-rehabilitacion-del-puente-de-costana-en-salas-de-los-infantes-burgos_MLiqabLB6yjrxuottOMLT/>